Title: Défaut pour Réseau des antécédents

La catégorie par défaut pour les questions partagées dans le contexte « Réseau des antécédents ».

Feedback shared by this category's questions, if right: Votre réponse est correcte.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Votre réponse est incorrecte.

Calculez la marge totale pour la tâche A :

A | {duree}
{dtot} | {ftot}
{dtard} | {ftard}

Q: [Image: Projet calcul fintot E]

Complétez le réseau des antécédents du projet ci-dessous, sachant que les durées des tâches sont les suivantes :

Durée B = {db}
Durée C = {dc}
Durée D = {dd}
Durée E = {de}

Quelle est la date de fin au plus tôt pour la tâche E :
- 8
- 6
- 7
A: 8

Q: Quelle est la date de début au plus tard de la tâche E :
- 10
- 8
- 7
A: 10

Q: Quelle est la date de fin au plus tôt du projet :
- 17
- 12
- 15
A: 17